\documentclass[12pt]{article}

\usepackage{dina4}
\usepackage{german}
\usepackage{epsfig}

\parindent0cm

\newcommand{\produkt}{\textsf}
\newcommand{\proz}{\textsl}

\newcommand{\trennlinie}{\vspace{5mm}}

\begin{document}

\centerline{\Large \textbf{Aufwandsbogen f{\"u}r Proze{\ss} \proz{Composition}}}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\trennlinie

\textbf{Iteration \proz{Group Formalization}: 1}

\textbf{Iteration \proz{Decomposition/Composition}: 1}

% \textbf{Iteration \proz{Individual Formalization}:}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


\trennlinie

\textbf{Daten zur Erfassung der Kalenderzeit:}\\
(Relevant f{\"u}r alle Prozesse.)\\
(Angabe des Zeitpunkts: Tag.Monat, Stunde:Minuten)

\textbf{Startzeitpunkt : 12.11. 13:45}  \\
\textbf{Endezeitpunkt  :} 


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\trennlinie

\textbf{Daten zur Erfassung des zeitlichen Aufwands:}\\
(Relevant nur f{\"u}r \emph{nicht--verfeinerte Prozesse} in der
Proze{\ss}hierarchie.)\\
(Betrachtet werden einzelne Arbeitsabschnitte.)

\vspace{5mm}

\begin{tabular}{|p{4.5cm}@{ : }p{10cm}|}\hline

\multicolumn{2}{|c|}{\textbf{1. Arbeitsabschnitt}}\\\hline\hline
\textbf{Datum}                & 12.11.\\\hline
\textbf{Zeitlicher Aufwand}   & 200 min\\\hline
\textbf{Beteiligte Personen}  & MK, CP\\\hline
\textbf{Behandelte Aufgaben}  & Kl{\"a}rung, wie die Dokumente
                                \produkt{IndPS\_1-1-1-1.rs} und
                                \produkt{IndPS\_2-1-1-1.rs} zusammengef{\"u}gt
                                werden sollen, insbesondere der
                                Strukturierungsaspekt.\\\hline
\textbf{Bemerkungen} & In diesem Arbeitsschritt wurde zugleich auch der
                       Proze{\ss} \proz{Developer Review} der beiden oben
                       genannten Dokumente durchgef{\"u}hrt.\\\hline\hline

\multicolumn{2}{|c|}{\textbf{2. Arbeitsabschnitt}}\\\hline\hline
\textbf{Datum}                & 12.11.\\\hline
\textbf{Zeitlicher Aufwand}   & 50 min\\\hline
\textbf{Beteiligte Personen}  & CP\\\hline
\textbf{Behandelte Aufgaben}  & Klassenweise Aufteilung von 
                                \produkt{IndPS\_1-1-1-1.rs} auf
                                \produkt{ComposedPS-1}
\textbf{Bemerkungen} & \\\hline

\multicolumn{2}{|c|}{\textbf{3. Arbeitsabschnitt}}\\\hline\hline
\textbf{Datum}                & 12.11.\\\hline
\textbf{Zeitlicher Aufwand}   & 30 min\\\hline
\textbf{Beteiligte Personen}  & MK\\\hline
\textbf{Behandelte Aufgaben}  & Anpassen der Dokumente \produkt{BinarySensor.rs}
                                und \produkt{BinaryActuator.rs}.\\\hline
\textbf{Bemerkungen} & \\\hline

\end{tabular}

\end{document}
